Feuille 1
MARNIERE
  Info Mairie
    MME PIGEON
      etude faite par Ingetech
    info identifiés à la mairie 15-08
      suite dépot de construire
      etude faite par INGETECH
      schema arrivé à titre provisoire
      réunion d'information en dec, invitation 9-11-2018
  Me Picot
    peut être voir Garantie des vices cachés nous avons acheté à des professionnels
    dit que si nous finançons les recherches cela pourrait indiquer que nous acceptons quelque part le risque
    quid si comblement ?
  Avocat Me VERMONT
    ?
  Voir DDTM MR QUINIOU
    02 35 60 58 56 09
    arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr
    valide la démarche de levée de cavité et des indices
    quid si extension ?
    quid si les parcelles font des levées d'extension ?
  fonds barnier ?
  DEVIS Recherches
    ECR
  travaux ECR
    PLANNING
      Début décapage :
        lundi 24-02-2020
          parcelle cap terrain /LMI
          Terrain entrée
        mardi 25-02-2020
          Parcelle AUDITECH
            Sous-sujet 1
        Sous-sujet 3
          Petite correction, le démarrage des sondages est prévu à partir de lundi 24/02, le long de la clôture côté CAP TERRAIN. Elle se poursuivra ensuite chez LMI et à l’arrière du laboratoire.
          Une première machine sera présente lundi 24/02 et la deuxième interviendra dès jeudi prochain 27/02.
          Mme LEPAUVRE assurera le suivi du décapage début de semaine prochaine. Il débutera sur la parcelle située à l’arrière du laboratoire et se poursuivra ensuite chez AUDITECH ZETA ou la parcelle de CAP TERRAIN selon l’avancée du chantier
        Contact ECR
          - ME LEPAUVRE Anne-Lise (Technicienne Géologue) : 07 84 10 85 75 qui suit le chantier
          - MR. DUMAS : 02 35 12 83 88